2.+Cronograma+de+Actividades


 * ~ //**Actividades fundamentales del proyecto**// ||~ //**Tiempo requerido**// ||~ //**Fecha de iniciación**// ||~ //**Fecha de finalización**// ||~ //**Persona(s) responsable(s)**// ||~ //**Herramientas necesarias**// ||~ //**Verificación**// ||~ //**Observaciones**// ||
 * = Portavoz ||= Totalidad de la actividad ||=  ||=   ||= Ana Tulia ||=   ||=   ||=   ||
 * = Propuesta Estructura del Sitio ||= 2 horas ||= 2 Dic. ||= 2 Dic. ||= Wilson ||=  ||= 3 Dic. ||= Terminado ||
 * = Texto de Introducción ||= 2 dias ||= 5 Dic ||= 6 Dic ||= Milton ||=  ||= 8 Dic ||= Terminado ||
 * = Acomodación estructura de textos ||= Todo el tiempo ||=  ||=   ||= Milton ||=   ||= 4 Dic ||= Las tres teorías tienen ya la estructura mínima para montar información ||
 * = Banner ||= 1 horas ||= 4 Dic ||= 4 Dic ||= Milton ||= Fireworks ||= 5 Dic ||= Listo el Banner ||
 * = Estructuración páginas ||= 1 hora ||= 5 Dic. ||= 5 Dic. ||= Wilson ||=  ||= 5 Dic. ||= Terminado ||
 * = Inicio marco teórico / conceptual ||= 3 días ||= 6 Dic. ||= 8 Dic. ||= Wilson ||= Internet ||= 9 Dic. ||= Exposición inicial del contenido de las tres teorías ||
 * = Propuesta de trabajo: integrantes del grupo ||= 1 día ||= 9 Dic. ||= 9 Dic. ||= Wilson ||=  ||= 9 Dic. ||= Propuesta de actividades puntuales para cada integrante del grupo ||

**PROPUESTA DE TRABAJO**


 * = //**Actividades fundamentales del proyecto**// ||= //**Tiempo requerido**// ||= //**Fecha de iniciación**// ||= //**Fecha de finalización**// ||= //**Persona(s) responsable(s)**// ||= //**Herramientas necesarias**// ||= //**Verificación**// ||= //**Observaciones**// ||
 * = // Recopilación / abstracción T. COGNITIVISMO // ||= 5 días ||= 9 Dic. ||= 14 Dic. ||= Ana y Angel ||=  ||= 14 Dic. ||= Incluir foros, blogs, videos, enlaces web relacionados ||
 * = // Recopilación / abstracción T. CONDUCTISMO // ||= 5 días ||= 9 Dic. ||= 14 Dic. ||= María y Martha ||=  ||= 14 Dic. ||= Incluir foros, blogs, videos, enlaces web relacionados ||
 * = // Recopilación / abstracción T. CONSTRUCTIVISMO // ||= 5 días ||= 9 Dic. ||= 14 Dic. ||= Daniel y Dilma ||=  ||= 14 Dic. ||= Incluir foros, blogs, videos, enlaces web relacionados ||
 * = // Aplicaciones TIC // ||= 5 días ||= 9 Dic. ||= 14 Dic. ||= Milton y Wilson ||=  ||= 14 Dic. ||= LISTO DIC 20 ||
 * = // SINÓPSIS // ||= 2 días ||= 15 Dic. ||= 16 Dic. ||= Responsables de cada Teoría ||=  ||= 16 Dic. ||= Listo Dic 21 ||
 * = // Autoevaluación Grupal // ||= Totalidad de la Actividad ||=  ||=   ||= TODOS ||=   ||= 17 Dic. ||= Listo Dic 21 ||
 * = // EDICIÓN GENERAL // ||= 2 días ||= 18 Dic. ||= 19 Dic. ||= Ana, Milton y Wilson ||=  ||= 19 Dic. ||= Listo Dic 21 ||
 * = // ENTREGA // ||= 1 hora ||= 19 Dic. ||= 19 Dic. ||= Ana ||=  ||= 20 Dic. ||=   ||